Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường Cất hạ cánh số 02

Dự án Đường Cất hạ cánh số 02 - Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 21/01/2015, thời gian thực hiện dự án là 36 tháng (hoàn thành dự án vào tháng 3/2018). Do nhiều nguyên nhân khách quan nên ngày 05/6/2018 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1580/QĐ-UBND, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến tháng 3 năm 2019 và ngày 05/4/2019 ra Quyết định số 955/QĐ-UBND, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến tháng 3 năm 2020.
Ngày 27/02/2020, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản  số 128/DAGT-DA1 ngày 27/02/2020 trình UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường Cất hạ cánh số 02 - Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, nội dung điều chỉnh cụ thể là Phần chính của dự án là đường CHC số 2 (giai đoạn 1) và sân đỗ máy bay số 1 (giai đoạn 2A) của dự án đã được bàn giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để đưa vào khai thác ngày 07/10/2019. Phần còn lại của dự án là thi công các đường lăn C4, W6, AC5 (giai đoạn 2B, chiếm khoảng 12% trên tổng giá trị khối lượng của toàn dự án) chỉ có thể thi công được sau khi ACV hoàn thành dự án sửa chữa sân đỗ tàu bay và các đường lăn (dự kiến 25/7/2020) theo ý kiến của Cục Hàng không tại Thông báo số 344/TB-CHK ngày 22/01/2020. Vì khó khăn trong việc triển khai giai đoạn 2B của dự án nêu trên, Ban đã có Tờ trình số 61/TTr - DAGT ngày 05/02/2020 gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng là Sở Giao thông Vận tải cho ý kiến về điều chỉnh trời gian thực hiện dự án. Ngày 26/02/2020, Sở Giao thông Vận tải có văn bản số 462/SGTVT-QLCL&ATGT, trong đó thống nhất thời gian thực hiện dự án đến tháng 3/2020.
Để có cơ sở pháp lý tiếp tục thực hiện dự án, Ban đã có văn bản trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Khoản 16, Điều 1 của Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 144/QĐUBND ngày 21/01/2015, thời gian thực hiện dự án đến tháng 3 năm 2021 để Ban có cơ sở triển khai thực hiện.
Tin, ảnh: Thu Hà
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây