Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định kiểm tra tiến độ thi công công trình Đường Tỉnh lộ 3

       Sáng ngày 23/4/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tình hình triển khai các dự án; Tỉnh lộ 3, Bệnh viên Đa khoa thành phố Nha Trang, đập ngăn mặn trên sông Cái (trong đó có dự án Đường Tỉnh lộ 3 do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Khánh Hòa làm Chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 340,75 tỷ đồng). Cùng tham gia buổi đi kiểm tra có các Sở, Ngành liên quan: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Nha Trang, Ban QLDA Phát triển tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

 
      Ông Đặng Hữu Tài - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa báo cáo tình hình triển khai thi công dự án Đường Tỉnh lộ 3 và những khó khăn, hạn chế còn vướng mắc chưa thực hiện được, cụ thể:
      - Do chưa có giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên hiện nay vẫn chưa giải tỏa được trường hợp nào của dự án.
     - Đã tiến hành làm việc và phối hợp với các đơn vị quản lý sử dụng là Điện lực Khánh Hòa và Viễn thông Nha Trang để thực hiện di dời các hạng mục di dời hệ thống lưới điện, hệ thống cáp viễn thông. Tuy nhiên, do chưa có mặt bằng để di dời nên chưa thực hiện được.
        - Để đảm bảo tiến độ thi công, Ban đã cùng đơn vị thi công vận động các hộ gia đình bị ảnh hưởng giải tỏa giao trả mặt bằng. Tuy nhiên, phần diện tích đất thu hồi chưa đủ phạm vi thi công nên khó khăn trong việc thi công hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, nhất là thoát nước dọc. Ngoài ra, còn nhiều đoạn chưa giải phóng mặt bằng nên gây khó khăn trong việc điều phối đào đắp đất trên tuyến của nhà thầu. Hiện nay, Ban đang phối hợp với Trung tâm phát triển quý đất thành phố Nha Trang, UBND xã Phước Đồng tiếp tục  phối hợp vận động các trường hợp bị ảnh hưởng bàn giao trước một phần mặt bằng trong thời gian chờ phê duyệt giá đất, để nhà thầu thi công hệ thống thoát nước đẩy nhanh tiến độ thi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa và đảm bảo khả năng thoát nước của công trình, tránh làm hư hỏng móng cấp phối đá dăm tại các đoạn đã thi công khi trời mưa. Riêng các vị trí thi công cống thoát nước ngang, Ban QLDA cũng đã vận động các hộ bị ảnh hưởng và tổ chức di dời hệ thống cấp nước, phấn đấu thi công xong hệ thống cống ngang trong tháng 5.
z2450370170252 977492851a58385a0389a57c47c0a5a0
 Ông Đặng Hữu Tài ( hàng đầu tiên- ở giữa đang báo cáo tồn tại, vướng mắc của dự án).
     Để đảm bảo tiến độ hoàn thành của dự án đường Tỉnh lộ 3, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường đẩy nhanh công tác thẩm định và phê duyệt giá đất bồi thường, tái định cư để Ban hoàn chỉnh phương án bồi thường cho dân, thu hồi mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, cần ưu tiên giải phóng mặt bằng tại khu vực cầu Phước Thượng, đoạn chỉnh tuyến và đoạn III Phong Châu nối dài và đặc biệt là cầu Phước Đồng do cầu hiện hữu yếu, trụ cầu đã bị hư hỏng.                                                                    
     
z2450360746782 c5685e64c78e4edfb8244e5b3027cec3
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Định chỉ đạo, giải quyết vướng mắc của dự án
  
                                                                                      Tin, ảnh: Thu Hà - Văn Hòa