Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn

QT-08-BTHT,TĐC

Thủ tục bồi thường hỗ trợ: có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: : QT-08-BTHT,TĐC)

- Thời gian giải quyết: 249 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 2577 /QĐ-DAGT ngày 20/ 11 /2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.
 

 

Cơ quan/
Đơn vị/
Phòng trực thuộc		 Bước
thực hiện		 Tên bước
thực hiện		 Trách nhiệm thực hiện Nội dung
công việc thực hiện		 Biểu mẫu/
Kết quả		 Thời gian
(ngày)		 Ghi chú
Phòng QLDA Bước 1 Lập kế hoạch tiến độ giải tỏa       3,5 ngày  
Phòng QLDA Bước 1.1 Dự thảo kế hoạch, tiến độ giải tỏa Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Dự thảo kế hoạch, tiến độ giải tỏa của dự án.
- Trình Lãnh đạo phòng soát xét.		   03 ngày  
Bước 1.2 Kiểm tra, soát xét Lãnh đạo phòng - Kiểm tra, soát xét trình phê duyệt.
- Trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.		   1/2 ngày  
Ban QLDA Bước 2 Phê duyệt kế hoạch tiến độ giải tỏa Giám đốc/Phó giám đốc - Xem xét phê duyệt kế hoạch theo đề xuất của Lãnh đạo phòng QLDA   1/2 ngày  
Ban QLDA Bước 3 Đo đạc lập Hồ sơ địa chính phục vụ công tác giải tỏa.       34 ngày  
Phòng KTTĐ Bước 3.1 Lập hợp đồng đo đạc lập hồ sơ địa chính
 		 Chuyên viên Kế hoạch thẩm định - Dự thảo quyết định chỉ định thầu đơn vị đo đạc lập hồ sơ địa chính.
- Dự thảo hợp đồng chuyển lấy ý kiến các phòng QLDA và phòng Kế toán và đơn vị đo đạc địa chính hoàn thiện hợp đồng.
- Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra soát xét quyết định chỉ định thầu và hợp đồng đo đạc lập hồ sơ địa chính.		   03 ngày  
Bước 3.2 Kiểm tra, soát xét Lãnh đạo phòng KTTĐ - Kiểm tra soát xét quyết định chỉ định thầu và hợp đồng đo đạc lập hồ sơ địa chính.
- Trình Lãnh đạo Ban ký ban hành		 - Dự thảo quyết định chỉ định thầu đơn vị đo đạc lập hồ sơ địa chính.
- Dự thảo hợp đồng đo đạc địa chính.		 1/2 ngày  
Lãnh đạo Ban Bước 3.3 Ký hợp đồng đo đạc lập hồ sơ địa chính Giám đốc - Xem xét ký quyết định chỉ định thầu và hợp đồng đo đạc lập hồ sơ địa chính theo đề xuất của Lãnh đạo phòng KTTĐ. - Quyết định chỉ định thầu đơn vị đo đạc lập hồ sơ địa chính.
- Hợp đồng đo đạc địa chính hoàn thiện hợp đồng.		 1/2 ngày  
Phòng QLDA Bước 3.4 Theo dõi tiến độ thực hiện đo đạc lập hồ sơ địa chính Lãnh đạo phòng - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính theo tiến độ hợp đồng.
- Lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định		 - Hợp đồng đo đạc địa chính đã ký kết. 30 ngày (tuỳ theo khối lượng thực hiện của hợp đồng)  
Ban QLDA Bước 4 Ban hành thông báo thu hồi đất       02 ngày  




Phòng QLDA		 Bước 4.1 Công văn đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Soạn thảo công văn gửi UBND cấp huyện đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất.
- Tập hợp hồ sơ pháp lý liên quan đính kèm.
- Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, soát xét.		 - Bản đồ trích đo địa chính thu hồi đất của dự án đã được Sở TNMT thẩm định.
- Nghị quyết của HĐND về chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án.
 - Quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt hồ sơ TKBVTC.		 01 ngày  
Bước 4.2 Kiểm tra, soát xét Lãnh đạo phòng - Kiểm tra, soát xét nội dung văn bản và trình Lãnh đạo Ban ký ban hành. 1/2 ngày  
Lãnh đạo Ban Bước 4.3 Ký ban hành Giám đốc/Phó giám đốc Xem xét ký ban hành công văn  gửi UBND cấp huyện đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất theo đề xuất của Lãnh đạo phòng QLDA. - Hồ sơ đề nghị ban hành thông báo thu hồi đất hoàn chỉnh.
- Công văn đề nghị hoàn thiện.		 1/2 ngày  
Ban QLDA Bước 5 Thành  lập hội đồng BTHT,TĐC và thành lập Tổ công tác giải tỏa       1,5 ngày  
Phòng QLDA Bước 5.1 Cử thành viên Hội đồng BTHT,TĐC và thành viên Tổ công tác Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Soạn thảo công văn gửi các đơn vị liên quan đề nghị cử thành viên tham gia Hội đồng BTHT,TĐC và Tổ công tác.
- Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, soát xét.		 Công văn gửi các đơn vị liên quan đề nghị cử thành viên tham gia Hội đồng BTHT,TĐC và Tổ công tác. 1/2 ngày  
Bước 5.2 Kiểm tra, soát xét và phê duyệt Lãnh đạo phòng - Kiểm tra, soát xét và trình Lãnh đạo Ban ký ban hành. 1/2 ngày  
Lãnh đạo Ban Bước 5.3 Ký ban hành Lãnh đạo Ban Xem xét ký ban hành theo đề xuất của Lãnh đạo phòng QLDA. 1/2 ngày  
Ban QLDA Bước 6 Xác định giá  đất bồi thường và giá đất tái định cư của dự án.       1,5 ngày  
Phòng QLDA Bước 6.1 Đề nghị xác định đơn giá  đất bồi thường và đơn giá đất tái định cư của dự án. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Soạn thảo công văn gửi UBND cấp huyện đề nghị xác định đơn giá đất bồi thường và đơn giá đất tái định cư của dự án.
- Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, soát xét.		 Công văn gửi UBND cấp huyện đề nghị xác định đơn giá đất bồi thường và đơn giá đất tái định cư của dự án. 1/2 ngày  
Bước 6.2 Kiểm tra, soát xét và phê duyệt Lãnh đạo phòng - Kiểm tra, soát xét và trình Lãnh đạo Ban ký ban hành.   1/2 ngày  
Lãnh đạo Ban Bước 6.3 Ký ban hành Lãnh đạo Ban Xem xét ký ban hành theo đề xuất của Lãnh đạo phòng QLDA.   1/2 ngày  
Phòng QLDA + UBND xã (phường) Bước 7 Tổ chức họp dân triển khai công tác BTHT,TĐC       05 ngày  
Phòng QLDA  Bước 7.1 Công tác chuẩn bị Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Tổng hợp các văn bản pháp lý về dự án và các chế độ chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
- Phô tô đóng tập 03 bộ để niêm yết tại UBND xã (phường), khu dân cư nơi có đất bị thu hồi và bảng thông tin của Ban QLDA
- Làm việc với UBND xã (phường) về thời gian tổ chức họp dân.
- Trình Lãnh đạo phòng phê duyệt.		 - Nghị quyết của HĐND về chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án.
 - Quyết định phê duyệt dự án, quyết định phê duyệt hồ sơ TKBVTC.
- Nghị định của Chính phủ về BTHT,TĐC khi nhà nước thu hồi đất.
-Các quyết định của UBND tỉnh về chế độ chính sách liên quan đến BTHT,TĐC.
- Thông báo thu hồi đất.
- Quyết định thành lập Hội đồng BTHT&TĐC và thành lập Tổ công tác.
- Bản đồ giải toả (có đanh mã số hồ sơ).
 		 03 ngày  
Bước 7.2 Kiểm tra, soát xét và phê duyệt Lãnh đạo phòng - Kiểm tra, soát xét và phê duyệt theo đề xuất của chuyên viên.
- Tham gia với UBND xã (phường) tổ chức họp dân phổ biến kế hoạch triển khai công tác giải toả.
- Báo cáo Lãnh đạo Ban để theo dõi và chỉ đạo.		 Từ 01 ngày đến 02 ngày (tuỳ theo số hộ dân bị ảnh hưởng)  
Ban QLDA Bước 8 Kiểm đếm khối lượng giải tỏa.       1,5 ngày  
Phòng QLDA  Bước 8.1 Tổ chức công tác kiểm đếm khối lượng giải toả Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Lập kế hoạch và làm giấy mời thành viên tổ công tác tham gia công tác lập biên bản kiểm đếm.
- Chuẩn bị các biểu mẫu phục vụ công tác lập biên bản kiểm đếm khối lượng giải toả.
- Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét.		 -Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
 -Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021;  Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022.
 		 1/2 ngày  
Bước 8.2 Kiểm tra, soát xét Lãnh đạo phòng - Kiểm tra, soát xét trình Lãnh đạo Ban phê duyệt. 1/2 ngày  
Lãnh đạo Ban Bước 8.3 Ký ban hành Lãnh đạo Ban Xem xét ký ban hành theo đề xuất của Lãnh đạo phòng QLDA. - Kế hoạch lập biên bản kiểm đếm khối lượng giải toả.
- Giấy mời Tổ công tác.		 1/2 ngày  
Phòng QLDA + UBND xã (phường) Bước 9 Xác minh nguồn gốc đất. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Dự thảo xác minh nguồn gốc đất cho từng hộ gia đình chuyển UBND xã (phường) họp xét. - Hồ sơ liên quan đến đất và tài sản trên đất của hộ gia đình.
- Bản đồ địa chính; văn bản xác định mốc quy hoạch.		 Thời gian tuỳ thuộc số lượng hộ gia đình bị giải toả  
Phòng QLDA Bước 10 Tổng hợp số liệu, lập dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC cho từng hộ gia đình trình Hội đồng BTHT & TĐC họp xét. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Lập dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC cho từng hộ gia đình.
- Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, soát xét  và đăng ký lịch họp Hội đồng BTHT,TĐC họp xét.		 -Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
 -Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021;  Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022.
- Các quyết định của UBND tỉnh về chế độ chính sách liên quan đến BTHT,TĐC về đất và tài sản trên đất.
- Bản đồ địa chính; văn bản xác định mốc quy hoạch.		 Thời gian tuỳ thuộc số lượng hộ gia đình bị giải toả (Tối thiểu phải đạt 07 hộ/ngày)  
Phòng QLDA + UBND xã (phường) Bước 11 Tổ chức niêm yết dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC.       28 ngày  
Phòng QLDA Bước 11.1 Hoàn thiện  dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC theo kết quả họp xét của Hội đồng Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Hoàn thiện dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC theo kết quả họp xét của Hội đồng.
- Dự thảo thông báo niêm yết.
- Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, soát xét  và trình Hội đồng BTHT,TĐC ký ban hành.		 - Dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC.
- Thông báo niêm yết.		 05 ngày  
Phòng QLDA + UBND xã (phường) Bước 11.2 Tổ chức niêm yết dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa Phối hợp với UBND xã (phường) niêm yết công khai tại trụ sở UBND và địa bàn khu dân cư - Dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC.
- Thông báo niêm yết.		 20 ngày  
Phòng QLDA + UBND xã (phường) Bước 11.3 Tổ chức họp dân tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC Lãnh đạo phòng QLDA - Phối hợp với UBND xã (phường) tổ chức họp dân tiếp thu ý kiến của người dân đối với dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC.
- Tổng hợp ý kiến góp ý báo cáo Hội đồng BTHT,TĐC xem xét giải quyết đối với các ý kiến hộ dân chưa thống nhất (nếu có).		 - Dự thảo phương án chi tiết BTHT,TĐC.
- Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các hộ dân theo hồ sơ niêm yết.		 03 ngày  
Phòng QLDA + UBND xã (phường) Bước 12 Tổ chức chọn đất TĐC (nếu có).          
Phòng QLDA Bước 12.1 Phương án bố trí, chọn đất tái định cư Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Dự thảo phương án bố trí và chọn đất TĐC trình Hội đồng xem xét thông qua.
 		      
Phòng QLDA + UBND xã (phường) Bước 12.2 Tổ chức chọn đất TĐC Lãnh đạo phòng QLDA - Phối hợp với UBND xã (phường) tổ chức chọn đất TĐC theo phương án bố trí, chọn đất tái định cư đã được Hội đồng thông qua.
- Tổng hợp kết quả chọn đất TĐC báo cáo Hội đồng BTHT,TĐC xem xét giải quyết các trường hợp phát sinh (nếu có).		 -  Phương án bố trí, chọn đất TĐC đã được Hội đồng thông qua .
- Bản đồ phân lô TĐC.		 03 ngày  
Phòng QLDA Bước 13 Thẩm định, phê duyệt phương án chi tiết BTHT,TĐC. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Hoàn thiện phương án chi tiết BTHT,TĐC.
- Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, soát xét.
-Tập hợp hồ sơ chuyển phòng TNMT thẩm định và trình UBND cấp huyện phê duyệt.		 - Phương án chi tiết BTHT,TĐC hoàn thiện.
- Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của các hộ dân theo hồ sơ niêm yết.
- Biên bản tổ chức chọn đất TĐC.
- Biên bản họp Hội đồng liên quan.		 02 ngày  
Ban QLDA + UBND xã (phường) Bước 14 Chi trả tiền BTHT.       02 ngày  
Phòng QLDA Bước 14.1 Lập kế hoạch chi trả tiền Lãnh đạo phòng - Phối hợp với UBND xã (phường) lập kế hoạch chi trả tiền BTHT trình Lãnh đạo phê duyệt.
- Chuyển phòng Kế toán thực hiện các thủ tục liên quan đến kinh phí BTHT.		 - Quyết định phê duyệt phương án chi tiết BTHT,TĐC.
- Kế hoạch chi trả tiền được Lãnh đạo Ban phê duyệt.		 1/2 ngày  
Phòng QLDA, phòng Kế toán Bước 14.1 Tổ chức chi trả tiền Lãnh đạo các phòng QLDA, Kế toán - Tổ chức công tác chi trả tiền BTHT theo kế hoạch được phê duyệt. Từ 01 ngày đến 02 ngày (tuỳ vào số lượng hộ dân được phê duyệt)  
Phòng QLDA + phòng TNMT + UBND xã (phường) Bước 15 Cắm mốc giao đất TĐC ngoài thực địa (nếu có). Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Phối hợp với phòng TNMT, UBND xã (phường) tổ chức cắm mốc giao đất TĐC ngoài thực địa. - Biên bản cắm mốc bàn giao đất ngoài thực địa Theo giấy mời của phòng TNMT  
Ban QLDA + UBND xã (phường) Bước 16 Tiếp nhận bàn và tổ chức vận động giao mặt bằng. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa - Phối hợp với UBND xã (phường) lập biên bản tiếp nhận và tổ chức vận động hộ dân giao trả mặt bằng theo thời hạn quy định. - Biên bản bàn giao mặt bằng.
 		 Tuỳ tình hình giao trả mặt bằng thực tế  
Ban QLDA Bước 17 Cưỡng chế thu hồi đất (nếu có). Lãnh đạo phòng QLDA Tổng hợp hồ sơ báo cáo  UBND cấp huyện lập hồ sơ thực hiện cưỡng chế đối với những hộ  gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất, giao trả mặt bằng (nếu có).   03 ngày  
Ban QLDA Bước 18 Công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện. Lãnh đạo phòng QLDA -Tham mưu cho Hội đồng BTHT&TĐC giải quyết đơn thư kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư.
- Cung cấp hồ sơ, tài liệu về  bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án; tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo yêu cầu của UBND cấp huyện.
- Thực hiện công tác tiếp dân và ghi chép sổ tiếp dân theo đúng quy định.		   Tuỳ tình hình thực tế  
phòng QLDA Bước 19 Lưu trữ hồ sơ. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.   01 ngày  
phòng QLDA Bước 20 Báo cáo thống kê công tác BTHT,TĐC. Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải tỏa Thực hiện công tác báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.   02 ngày  
Tổng cộng ngày 249 ngày  

Tác giả: nguyenvanquang1974

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây