Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1
Thông tin cơ bản
Mã KHLCNT
PL2300093475
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Phiên bản thay đổi
 00 
Trạng thái đăng tải
Đã đăng tải
Tên dự án
Dự án thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1
Mục tiêu đầu tư
Đầu tư Dự án nhằm hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế...
Chủ đầu tư
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa
Số lượng gói thầu
10
Thời gian thực hiện dự án
6 Năm
Nhóm dự án
Dự án Quan trọng quốc gia
Hình thức quản lý dự án
BQLDA chuyên ngành - khu vực
Có sử dụng vốn ODA
Không
Địa điểm thực hiện
Tỉnh Khánh Hoà
Thông tin tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư
5.333.307.000.000 VND
Nguồn vốn đầu tư
Không sử dụng vốn ODA
Số tiền bằng chữ
Năm ngàn ba trăm ba mươi ba tỷ ba trăm lẻ bảy triệu đồng
Thông tin quyết định phê duyệt
Số quyết định phê duyệt
1297/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt
12/06/2023
Cơ quan ban hành quyết định
UBND tỉnh Khánh Hòa
Quyết định phê duyệt
1297 - QĐ phe duyet KHLCNT (12.6.2023).pdf
Danh sách gói thầu
STT Tên gói thầu Lĩnh vực Giá gói thầu (VND) Nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng Tình trạng TBMT
1 Gói thầu số 12: Gói thầu xây lắp số 01: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km22+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Xây lắp 2.297.613.901.000 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II, 2023 Trọn gói, Theo đơn giá cố định và Theo đơn giá điều chỉnh 1096 ngày
2 Gói thầu số 13: Gói thầu xây lắp số 02: Thi công xây dựng đoạn Km22+000 - Km32+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) Xây lắp 2.119.499.688.000 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II, 2023 Trọn gói, Theo đơn giá cố định và Theo đơn giá điều chỉnh 1096 ngày
3 Gói thầu số 14: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Gói thầu số 12: Gói thầu xây lắp số 01 Tư vấn 12.052.969.000 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II, 2023 Trọn gói 1096 ngày
4 Gói thầu số 15: Tư vấn giám sát Thi công xây dựng Gói thầu số 13: Gói thầu xây lắp số 02 Tư vấn 11.120.251.000 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý II, 2023 Trọn gói 1096 ngày
5 Gói thầu số 16: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng Gói thầu số 12: Gói thầu xây lắp số 01 Phi tư vấn 9.536.573.000 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II, 2023 Trọn gói 1826 ngày Đã có TBMT
6 Gói thầu số 17: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu số 13: Gói thầu xây lắp số 02 Phi tư vấn 9.688.773.000 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi Một giai đoạn hai túi hồ sơ Quý II, 2023 Trọn gói 1826 ngày Đã có TBMT
7 Gói thầu số 18: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công Tư vấn 3.000.000.000 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III, 2023 Theo đơn giá cố định 1096 ngày
8 Gói thầu số 19: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công Tư vấn 263.143.000 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn Không có phương thức LCNT Quý III, 2023 Trọn gói 30 ngày
9 Gói thầu số 20: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công Tư vấn 458.885.000 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn Không có phương thức LCNT Quý III, 2023 Trọn gói 30 ngày
10 Gói thầu số 21: Xây dựng định mức Tư vấn 2.000.000.000 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý III, 2023 Trọn gói 1096 ngày

Tác giả: nguyenvanquang1974

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây