Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn

Rà soát tình hình thực hiện Dự án Trụ sở làm việc và Trụ Ăng ten của Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa.

Dự án Trụ sở làm việc và Trụ Ăng ten của Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa (gồm 02 hợp phần: Hợp phần 01 là dự án Trụ ăng ten; Hợp phần 2 là dự án Trụ sở làm việc) được triển khai thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) theo quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Luật Đầu tư công…
Rà soát tình hình thực hiện Dự án Trụ sở làm việc và Trụ Ăng ten của Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa.
        Thực hiện yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 551/SKHĐTTĐ ngày 06/03/2020 về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án BT, Ban đã tiến hành rà soát và báo cáo kết quả triển khai thực dự án, cụ thể như sau:
       - Đã hoàn thành Hợp phần 1 (dự án Trụ anten) và nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng từ ngày 30/01/2018. Ban và Chủ đầu tư đã trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Tờ trình số 56/TTr-DAGT ngày 04/02/2020 và Tờ trình số 40/0120/TTr-PNT ngày 14/01/2020.
       - Đối với Hợp phần 2 (dự án Trụ sở làm việc): Đã hoàn thành phần xây dựng, hạ tầng và lắp đặt thiết bị cho các khối nhà, công trình phụ trợ. Còn tồn tại hạng mục di dời các thiết bị hiện có của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa từ cơ sở cũ tại 70 Trần Phú sang cơ sở mới tại Khu đô thị An Bình Tân. Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 472/SKHĐT-TĐ ngày 27/02/2020, Ban cùng Công ty TNHH Phương Đông Nha Trang và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, đơn vị tư vấn, nhà thầu di dời đang thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng thiết bị của Đài tại 70 Trần Phú để lập lại phương án di dời báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây