Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn

Mã số quy trình: QT-01C-LCNT

Mã số quy trình: QT-01C-LCNT

- Thời gian giải quyết: 24 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 2661/QĐ-DAGT ngày 29/11/2023 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.

 

Cơ quan/ Đơn vị Bước thực
hiện		 Tên bước thực hiện Cá nhân/ Đơn vị
thực hiện		 Nội dung công việc thực hiện Biểu mẫu/Kết quả Thời gian
(ngày)		 Ghi chú
Tổng thời gian thực hiện 24  
I. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu 8  
Đơn vị tư vấn Bước 1 Lập Hồ sơ yêu cầu (HSYC) Lãnh đạo đơn vị chủ trì; Tổ chuyên gia thuộc đơn vị
  • Nghiên cứu hồ sơ gói thầu, lập HSYC
  • Giao HSYC cho Ban
  • Phiếu giao nhận HSYC
  • HSYC
  • Tờ trình phê duyệt HSYC
 4  
Ban QLDA Bước 2   Tổ thẩm định
  • Thẩm định HSYC.
  • Trình phê duyệt HSYC
  • Báo cáo thẩm định HSYC kèm HSYC đã thẩm định
  • Dự thảo Quyết định phê duyệt HSYC
 3,5
  • Nếu kết quả thẩm định không đạt thì chuyển trả E-HSMT để thực hiện lại Bước 1
  • Điểm h Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu, thẩm định tối đa 20 ngày cho từng nội dung thẩm định
Bước 3 Phê duyệt HSYC, xác định nhà thầu Giám đốc và Trưởng các Phòng - Giám đốc ký Quyết định phê duyệt HSYC.
- Họp xác định nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu
  • Quyết định phê duyệt HSYC kèm HSYC đã phê duyệt.
  • Hồ sơ năng lực hoặc các tài liệu liên quan xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu được xác định
 0,5 Điểm i Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu, thời gian phê duyệt tối đa 10 ngày
II. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 5,5  
Ban QLDA Bước 4 Mời thầu và phát hành HSYC Phòng KT- Đăng tải thông tin mời thầu lên trang Đấu thầu Quốc gia. HSYC được phát hành cho nhà thầu đã được xác định 0,5  
Nhà thầu Bước 5 Chuẩn bị hồ sơ đề xuất (HSĐX) Nhà thầu Nhà thầu lập HSĐX theo yêu càu của HSYC   5 Điểm d Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu, thời gian chuẩn bị HSYC tối thiêu 05 ngày làm việc
III. Đánh giá hồ sơ đề xuất 5  
Đơn vị tư vấn Bước 6 Đánh giá HSĐX Lãnh đạo đơn vị chủ  trì;  Tổ
chuyên gia thuộc đơn vị thực hiện
  • Nhận HSĐX
  • Đề nghị làm rõ HSĐX (nếu có) Kiểm tra, đánh giá HSĐX
 Văn bản gửi Chủ đầu tư đề nghị nhà thầu làm rõ HSĐX (nếu có)
Báo cáo đánh giá HSĐX		 4 Điểm g Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu, thời gian đánh giá HSĐX tối đa 30 ngày. Trường hợp cần thiết có thể kéo dài không quá 20 ngày và phải đảm bảo tiến độ
Ban QLDA Bước 7 Kiểm tra kết quả đánh giá HSĐX, mời thương thảo hợp đồng Tổ thẩm định
  • Kiểm tra kết quả đánh giá HSĐX
  • Mời nhà thầu thương thảo hợp đồng
  • Biên bản làm việc và văn bản đề nghị nhà thầu làm rõ HSĐX (nếu có)
  • Giấy mời nhà thầu đến thương thảo hợp đồng
 1  
IV. Thương thảo về các đề xuất của nhà thầu 1  
Ban QLDA Bước 8 Thương thảo hợp đồng Lãnh đạo Ban/ Lãnh đạo nhà thầu/ Trưởng
các phòng của
  • Thương thảo về các đề xuất của nhà thầu
 Biên bản thương thảo hợp đồng 1  
V. Trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 2,5  
Ban QLDA Bước 9 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Tổ thẩm định
  • Lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Báo cáo thẩm định kết quả chỉ định thầu
  • Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
 1,5  
  Bước 10 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Giám đốc
  • Ký phê duyệt
  • Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu
 0,5  
  Bước 11 Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Phòng KT-
  • Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
  • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
 0,5  
VI. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng 2  
  Bước 12 Hoàn thiện và ký kết hợp đồng Phòng KTTĐ tổ chức; Giám đốc Ban và Giám đốc nhà thầu
  • Phòng KT-TĐ hoàn thiện hợp đồng, mời nhà thầu ký kết hợp đồng.
  • Giám đốc và nhà thầu
  • kết hợp đồng.
  • Hợp đồng kinh tế được ký kết
 2  

Tác giả: nguyenvanquang1974

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây