Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn

Mã số quy trình: QT-01C-LCNT

Mã số quy trình: QT-01C-LCNT

Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường (trường hợp chủ đầu tư gửi HSYC cho nhiều hơn một nhà thầu)
- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 1863/QĐ-DAGT ngày 21/11/2024 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.
Cơ quan/ Đơn vị Bước thực hiện Tên bước thực hiện Cá nhân/ Đơn vị thực hiện Nội dung công việc thực hiện Biểu mẫu/Kết quả Thời gian (ngày) Ghi chú
Tổng thời gian thực hiện (Lưu ý: Theo khoản 5 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 thì "việc chỉ định thầu phải được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày" ). 30  
1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu       7  
Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA) Bước 1 Lập Hồ sơ yêu cầu (HSYC) - Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê Tư vấn lập HSYC)
- Hoặc Tổ chuyên gia (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện)
  1. Trường hợp thuê tư vấn: Đơn vị tư vấn lập HSYC và Tờ trình thẩm định, phê duyệt HSYC gửi Ban QLDA.
  2. Trường hợp Ban QLDA tự thực hiện
    • Dự thảo HSYC.
    • Lấy ý kiến góp ý dự thảo HSYC (nếu cần thiết)
    • Hoàn thiện HSYC theo các ý kiến góp ý (nếu có).
    • Dự thảo tờ trình thẩm định, phê duyệt
HSYC.
  • HSYC (trường hợp thuê tư vấn).
  • HSYC (dự thảo) đã hoàn thiện theo các góp ý nếu có (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện).
  • Tờ trình thẩm định, phê duyệt HSYC.
 4 Điểm a khoản 2 Điều 77 Nghị định số 24
Bước 2 Trình, thẩm định và phê duyệt HSYC Lãnh đạo Ban và Tổ thẩm định (theo phân công nhiệm vụ)
  • Thực hiện thẩm định HSYC.
  • Dự thảo văn bản Báo cáo thẩm định HSYC trình Phó Giám đốc.
  • Dự thảo Quyết định phê duyệt HSYC chuyển Phó Giám đốc trình Giám đốc Ban ký.
- Phê duyệt HSYC.		  
  • Báo cáo thẩm định HSYC kèm HSYC đã được thẩm định.
  • Quyết định phê duyệt HSYC
HSYC đã được phê duyệt.		 2
  • Điểm b khoản 2 Điều 77 Nghị định số 24.
  • Trường hợp chưa đủ điều kiện thẩm định hoặc kết quả thẩm định chưa đạt thì chuyển trả HSYC để thực
hiện lại Bước 1.
Bước 3 Xác định danh sách nhà thầu dự kiến được mời nhận HSYC Ban Điều hành dự án hoặc Tổ chuyên gia (theo phân công nhiệm vụ) Xác định danh sách nhà thầu (tối thiểu 03 nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu).
  • Tờ trình xin giao nhận thầu.
  • Hồ sơ năng lực (nếu có) hoặc tài liệu liên quan của nhà thầu.
- Văn bản xem xét thông tin sơ bộ
danh sách nhà thầu được dự kiến nhận HSYC.		 1 Điểm c khoản 2 Điều 77 Nghị định số 24
2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu       10,5  
Ban QLDA Bước 4 Phát hành HSYC cho nhà thầu dự kiến chỉ định Ban Điều hành dự án, Tổ chuyên gia (theo phân công nhiệm vụ)
  • Dự thảo Thư mời nhà thầu đã được xác định nhận HSYC.
  • Ký thư mời nhận HSYC.
 - Thư mời nhận HSYC. 0,5 Điểm a khoản 3 Điều 77 Nghị định số 24
Nhà thầu Bước 5 Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất (HSĐX) Nhà thầu - Lập và nộp HSĐX theo yêu cầu của HSYC. - HSĐX. 10 Điểm b khoản 3 Điều 77 Nghị định số 24
3. Đánh giá và làm rõ hồ sơ đề xuất, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, xếp hạng nhà thầu   7  

Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA)		 Bước 6 Đánh giá và làm rõ hồ sơ đề xuất, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, xếp hạng nhà thầu - Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê Tư vấn)
- Hoặc Tổ chuyên gia (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện).
  • Đánh giá HSĐX.
  • Làm rõ HSĐX (nếu có).
  • Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch.
  • Xếp hạng nhà thầu.
  • Văn bản Làm rõ HSĐX (nếu có); Thông báo sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch (nếu có); Biên bản làm việc của Tổ chuyên gia (nếu có).
  • Báo cáo đánh giá HSĐX.
 7 Khoản 4 Điều 77 Nghị định
số 24
4. Thương thảo hợp đồng (nếu có)       1  
Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA) Bước 7 Thương             thảo hợp đồng - Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê)
- Hoặc Ban Điều hành dự án, phòng kế toán, Tổ chuyên gia (trường hợp Ban QLDA tự thực
hiện).		 - Thương thảo hợp đồng (nếu có).
  • Biên bản họp của Tổ thẩm định (nếu có); Văn bản mời thương thảo (nếu có).
  • Biên bản thương thảo hợp đồng.
- Tờ trình thẩm định, phê duyệt KQLCNT.		 1 Khoản 5 Điều 77 Nghị định
số 24
5. Trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT)   3,5  
Ban QLDA Bước 8 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Lãnh đạo Ban và Tổ thẩm định (theo phân công nhiệm vụ)
  • Thẩm định kết quả LCNT.
  • Trình phê duyệt kết quả LCNT.
 - Báo cáo thẩm định kết quả LCNT.
- Quyết định phê duyệt kết quả LCNT (bản dự thảo).		 2 Khoản 6 Điều 76 Nghị định số 24. Trường hợp chưa đủ điều kiện thẩm định hoặc kết quả thẩm định chưa đạt thì chuyển trả Báo cáo đánh gía HSĐX để thực hiện lại Bước 6.
Ban QLDA Bước 9 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Giám đốc Xem xét, thống nhất và ký phê duyệt kết quả LCNT. - Quyết định phê duyệt kết quả LCNT. 1 Khoản 6 Điều 76 Nghị định số 24.  
Bước
10		 Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư (Ban Điều hành dự án) Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Văn bản "Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu" được trích xuất từ Hệ thống https://muasamcong.mpi.gov.vn		 0,5 Khoản 6 Điều 76 Nghị định số 24.  
6. Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng     1    
Ban QLDA Bước
11		 Hoàn  thiện 
ký kết hợp đồng		 Lãnh đạo Ban, Ban điều hành dự án, phòng kế toán, phòng KT-TĐ
  • Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
  • Quản lý thực hiện hợp đồng.
 - Hợp đồng kinh tế được ký kết. 1 Khoản 7 Điều 76 Nghị định
số 24		  

Tác giả: nguyenvanquang1974

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây