Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn

Mã số quy trình: QT-01B-LCNT

Mã số quy trình: QT-01B-LCNT

Lựa chọn nhà thầu qua mạng theo phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ
- Thời gian giải quyết: 45ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 1863/QĐ-DAGT ngày 21/11/2024 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.
Cơ quan/ Đơn vị Bước thực
hiện		 Tên bước thực hiện Cá nhân/ Đơn vị thực hiện Nội dung công việc thực hiện Biểu mẫu/Kết quả Thời gian
(ngày)		 Ghi chú
Tổng thời gian thực hiện       45  
1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu       6  
Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA) Bước 1 Lập Hồ sơ mời thầu (HSMT)
  • Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê Tư vấn lập HSMT)
  • Hoặc Tổ chuyên gia (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện)
  1. Trường hợp thuê tư vấn: Đơn vị tư vấn lập HSMT và Tờ trình thẩm định, phê duyệt HSMT gửi Ban QLDA.
  2. Trường hợp Ban QLDA tự thực hiện
    • Dự thảo HSMT.
    • Lấy ý kiến góp ý dự thảo HSMT (nếu cần thiết)
    • Hoàn thiện HSMT theo các ý kiến góp ý (nếu có).
    • Dự thảo tờ trình thẩm định, phê duyệt HSMT.
  
  • HSMT (trường hợp thuê tư vấn).
  • HSMT (dự thảo) đã hoàn thiện theo các góp ý nếu có (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện).
- Tờ trình thẩm định HSMT.		 4 Điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 24.
Bước 2 Thẩm định và phê duyệt HSMT Lãnh đạo Ban và Tổ thẩm định (theo phân công nhiệm vụ)
  • Thực hiện thẩm định HSMT.
  • Dự thảo văn bản Báo cáo thẩm định HSMT trình Phó Giám đốc.
  • Dự thảo Quyết định phê duyệt HSMT chuyển Phó Giám đốc trình Giám đốc Ban ký.
  • Phê duyệt HSMT.
  • Báo cáo thẩm định HSMT kèm HSMT đã được thẩm định.
  • Quyết định phê duyệt HSMT và HSMT đã được phê duyệt.
 2
  • Điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 24.
  • Trường hợp chưa đủ điều kiện thẩm định hoặc kết quả thẩm định chưa đạt thì chuyển trả HSMT để thực hiện lại
Bước 1.
2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu       24  
Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA) Bước 3 Mời thầu
  • Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT).
  • Hoặc Tổ chuyên gia (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện).
 - Xác định thời gian đóng thầu, mở thầu, hiệu lực E-HSDT, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có).
- Liên kết dữ liệu từ KHLCNT, tạo thông báo mời thầu trực tiếp trên Hệ thống đấu thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn		 E-TBMT được tạo thành công, hệ thống tự tạo số hiệu E-TBMT. 0,5 Điểm a khoản 2 Điều 22 Nghị định 24.
Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA),
Chủ đầu tư (Ban QLDA)		 Bước 4 Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu
  • Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT).
  • Hoặc Tổ chuyên gia (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện).
  • Hoặc Ban QLDA (trường hợp trả lời kiến nghị).
  • Lập E-HSMT trực tiếp trên Hệ thống (lưu ý đảm bảo về sự thống nhất giữa nội dung Hồ sơ mời thầu đăng tải trên Hệ thống và Hồ sơ mời thầu (bản giấy) đã được phê duyệt.
  • Đăng tải Quyết định phê duyệt HSMT và phát hành E-HSMT trên Hệ thống.
  • Đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo nội dung sửa đổi (E-TBMT sửa đổi) và E-HSMT sửa đổi trên Hệ thống trường hợp sửa đổi E-HSMT (lưu ý gia hạn thời gian đóng thầu và các liên quan khác nếu có).
  • Trả lời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu bằng văn bản và trực tiếp trên Hệ thống (nếu có).
  • Trả lời kiến nghị về E-HSMT theo kiến nghị
của nhà thầu bằng văn bản và trực tiếp trên Hệ thống (nếu có).		 - E-HSMT hoặc E-HSMT
sửa đổi (nếu có) được đăng tải thành công.
  • Văn bản trả lời làm rõ E-
HSMT (nếu có).
  • Văn bản trả lời kiến nghị (nếu có).
 3
  • Điểm b khoản 2 Điều 22 Nghị định 24.
  • Trường hợp phải sửa đổi E-HSMT, chuyển nội dung sửa đổi và E- HSMT sửa đổi để thực hiện Bước 2 trước khi phê duyệt sửa đổi E- HSMT.
Nhà thầu Bước 5 Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút
hồ sơ dự thầu		 Nhà thầu - Nộp E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT (hoặc E-HSDT sửa đổi nếu có). E-HSDT được     đăng tải thành công trên Hệ thống. 20 Điểm c khoản 2 Điều 22 Nghị định 24
Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA),
Chủ đầu tư (Ban QLDA)		 Bước 6 Mở thầu
  • Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT).
  • Hoặc Tổ chuyên gia (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện).
- Chủ đầu tư (Ban QLDA) trường hợp xử lý tình huống.
  • Đăng nhập vào Hệ thống và chọn gói thầu cần mở theo số E-TBMT.
  • Báo cáo xử lý tình huống theo khoản 5 Điều 131 Nghị định 24 (nếu có ít hơn 03 nhà thầu) hoặc báo cáo gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại lựa chọn nhà thầu theo khoản 4 Điều 131 Nghị định 131.
  • Xử lý tình huống.
  • Mở E-HSDT và công khai trên Hệ thống biên bản mở E-HSDT.
  • Tải toàn bộ file E-HSDT và các tài liệu khác
liên quan của các nhà thầu tham dự thầu.		 - Văn bản Báo cáo xử lý tình huống (nếu có).
  • Văn bản xử lý tình huống (nếu có).
  • Biên bản mở thầu được trích xuất từ Hệ thống.
  • E-HSDT và các tài liệu liên quan được tải từ Hệ thống.
 0,5 Điểm d khoản 2 Điều 22 Nghị định 24
3. Đánh giá hồ sơ dự thầu       7  
Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA) Bước 7 Đánh giá và làm rõ E-HSDT, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, xếp hạng nhà thầu - Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê Tư vấn).
- Hoặc Tổ chuyên gia (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện).
  • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.
  • Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.
  • Làm rõ E-HSDT nếu có (văn bản và trực tiếp trên Hệ thống).
  • Hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), thông báo hiệu chỉnh sai lệch.
  • Xếp hạng nhà thầu (nếu có nhiều hơn 01 nhà
thầu).
  • Văn bản làm rõ E-HSDT và đăng tải trên Hệ thống (nếu có);
  • Thông báo hiệu chỉnh sai lệch (nếu có).
  • Biên bản làm việc của Tổ chuyên gia (nếu có).
  • Báo cáo đánh giá E-HSDT.
 7 Khoản 3 Điều 22 Nghị định 24.
4. Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu
của nhà thầu (nếu có)		 6  
Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA) Bước 8 Mời đối chiếu tài liệu thuộc E- HSDT - Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê Tư vấn).
- Trường hợp Ban QLDA tự thực hiện: Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định.		 - Xem xét báo cáo đánh giá E-HSDT để mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đối chiếu tài liệu (trường hợp Ban QLDA tự thực hiện).
  • Dự thảo văn bản mời vào đối chiếu tài liệu.
  • Dự thảo nội dung thương thảo hợp đồng (nếu cần thiết).
 - Biên bản họp Tổ thẩm định xem xét báo cáo đánh giá E-HSDT (nếu có).
- Văn bản mời đối chiếu tài liệu/ thương thảo hợp đồng (nếu có).		 0,5 Trường hợp chưa đủ điều kiện thẩm định hoặc kết quả thẩm định chưa đạt thì chuyển trả Báo cáo đánh giá HSDT để thực hiện lại
Bước 7.
Chủ đầu tư (Ban QLDA) Bước 9 Đối chiếu tài liệu thuộc E- HSDT Tổ chuyên gia và nhà thầu
  • Đối chiếu các tài liệu thuộc E-HSDT nhà thầu đã đăng tải (về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính).
  • Thương thảo hợp đồng (nếu cần thiết).
  • Biên bản đối chiếu tài liệu được ký giữa Bên mời thầu và Nhà thầu.
  • Biên bản thương thảo hơp đồng (nếu có).
 1  
Bước
10		 Trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Đơn vị tư vấn (trường hợp thuê Tư vấn)
- Hoặc Tổ chuyên  gia
(trường hợp Ban QLDA tự thực hiện).		 - Lập tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 0,5 Khoản 4 Điều 22 Nghị định 24
Bước
11		 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Lãnh đạo Ban và Tổ thẩm định (theo phân công nhiệm vụ)
  • Thẩm định kết quả LCNT.
  • Trình phê duyệt kết quả LCNT.
  • Báo cáo thẩm định kết quả LCNT.
  • Quyết định phê duyệt kết quả LCNT (dự thảo).
 2 Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 24.
Chủ đầu tư (Ban QLDA) Bước 12 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Giám đốc Xem xét, thống nhất và ký phê duyệt kết quả LCNT. Quyết định phê duyệt kết quả LCNT. 1 Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 24.
Bước
13		 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và công khai kết quả  lựa  chọn
nhà thầu		 Ban QLDA (theo phân công nhiệm vụ)
  • Gửi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
  • Trích  xuất  từ trang chủ của Hệ thống https://muasamcong.mpi.gov.vn file PDF: "Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu".
  • Văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải (File PDF: "Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu".).
 0,5 Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 24.
Bên mời thầu (Đơn vị tư vấn/ hoặc Ban QLDA) Bước
14		 Chấp thuận E- HSDT và trao hợp đồng Ban QLDA (theo phân công nhiệm vụ) Tạo thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng bằng văn bản và đăng tải trên Hệ thống.
  • Văn bản thư chấp thuận E HSDT và trao hợp đồng.
  • Thông tin thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng đã được đăng tải.
 0,5 Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 24.
5. Hoàn thiện, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng     2  
Chủ đầu tư (Ban QLDA) Bước 15 Hoàn  thiện 
ký kết hợp đồng		 Lãnh đạo Ban, Ban điều hành dự án, phòng kế toán, phòng KT-TĐ
  • Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.
  • Quản lý thực hiện hợp đồng.
 - Hợp đồng kinh tế được ký kết. 2 Khoản 5 Điều 22 Nghị định số 24

Tác giả: nguyenvanquang1974

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây