Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn

Mã số quy trình: QT-01E-LCNT

Mã số quy trình: QT-01E-LCNT

Mã số quy trình: QT-01E-LCNT

Lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn (đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu)
- Thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 1863/QĐ-DAGT ngày 21/11/2024 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.
Cơ quan/ Đơn vị Bước thực hiện Tên bước thực hiện Cá nhân/ Đơn vị thực hiện Nội dung công việc thực hiện Biểu mẫu/Kết quả Thời gian tối thiểu
(ngày)		 Ghi chú
Tổng thời gian thực hiện (Lưu ý: Theo khoản 2 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 thì "Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm các bước sau: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng." 5  
Ban
QLDA		 Bước 1 Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho Nhà thầu Giám đốc Ban/ Ban Điều hành dự án/ Các phòng có liên quan (KT- TĐ, Kế toán và QLDA hoặc theo phân công nhiệm vụ).
  • Dự thảo hợp đồng (gồm phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác);
  • Lấy ý kiến, thông qua dự thảo hợp đồng;
  • Xác định Nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu (căn cứ mục tiêu, phạm vi công việc);
  • Ban QLDA và nhà thầu tiến hành hoàn thiện hợp đồng.
  • Tờ trình xin giao nhận thầu;
  • Hồ sơ năng lực (nếu có) hoặc tài liệu liên quan của nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu;
  • Văn bản xác định nhà thầu dự kiến thực hiện gói thầu (nếu có);
  • Văn bản dự thảo hợp đồng.
 2 Điểm a khoản 3
Điều 78 Nghị định số 24
Bước 2 Hoàn thiện hợp đồng, trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu Ban Điều hành dự án/ hoặc Phòng KT-TĐ tổ chức; Giám đốc Ban hoặc Giám đốc Dự án, Phòng kế toán và người đại diện theo pháp luật của nhà thầu.
  • Hoàn thiện hợp đồng.
  • Trình kết quả lựa chọn thầu;
  • Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
  • Công khai kết quả lựa chọn Nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia https://muasamcong.mpi.gov.vn
  • Biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có).
  • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
  • Văn bản "Xem kết quả lựa chọn Nhà thầu" được trích xuất từ Hệ thống mạng   đấu   thầu   Quốc   gia,
https://muasamcong.mpi.gov.vn		 2 Điểm b khoản 3 Điều 78 Nghị định số 24
  Bước 3 Ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng Giám đốc Ban và Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu/ Ban Điều hành dự án/ Phòng KT-
TĐ.
  • Ký kết hợp đồng.
  • Quản lý thực hiện hợp đồng.
  • Hợp đồng kinh tế được ký kết.
 1 Điểm c khoản 3 Điều 78 Nghị định số 24

Tác giả: nguyenvanquang1974

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây