Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

https://bqlctgt.khanhhoa.gov.vn

QT-07-CTHT

Thủ tục nghiệm thu-bàn giao: có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT-07-CTHT)

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc.
- TTHC được công bố tại Quyết định số 822/ QĐ-DAGT ngày 21/11/2019 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa.
 

 

quan,
đơn vị		 Bước
thực hiện		 Tên bước
thực hiện		 Trách
nhiệm thực hiện		 Nội dung công việc thực hiện Văn bản/kết quả Thời gian Ghi chú
  Bước 1 Kiểm tra
bộ và tiếp
nhận hồ
hoàn thành
công trình		 Cán bộ
QLDA
cán
bộ văn
thư lưu
trữ		 Kiểm tra sơ bộ hồ sơ:
- Kiểm tra nội dung Báo cáo hoàn thành
của nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn;
- Kiểm tra sự đầy đủ của hồ sơ theo danh
mục hồ sơ hoàn thành công trình.		 a) Trường hợp hồ sơ không đầy
đủ: Làm văn bản nêu những yêu
cầu bổ sung và thời hạn hoàn
thành.
b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ:
Tiếp nhận và lập kế hoạch kiểm
tra tổng thể.		 1 ngày  
  Bước 2 Tổ chức kiểm tra
hiện trường		 Cán bộ QLDA - Thông báo kế hoạch kiểm tra: thời gian, nội dung và thành phần kiểm tra:
+ Chủ đầu tư: Lãnh đạo và cán bộ QLDA;
+ Nhà thầu thi công: Lãnh đạo và chỉ huy trưởng;
+ Tư vấn giám sát: Lãnh đạo và TVG trưởng;
+ Tư vấn thiết kế: Lãnh đạo và chủ trì thiết kế;
+ Tư vấn kiểm định (nếu có): Lãnh đạo và chủ trì kiểm định;
- Kiểm tra hiện trường, đối chiếu với hồ
thiết kế được duyệt.		 Việc kiểm tra được lập thành biên bản, trong đó nêu rõ những khiếm khuyết cần sửa chữa hoàn thiện (nếu có) và thời gian hoàn thành. 3 ngày  
Phòng QLDA
chủ trì, phối hợp với phòng KT-TĐ		 Bước 3 Tổ chức
kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình (có thể làm song song với bước 2)		 Cán bộ QLDA
và cán bộ KT-
  • Kiểm tra các tài liệu:
+ Bản vẽ hoàn công;
+ Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công;
+ Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có);
+ Các lý lịch, chứng nhận xuất xứ hàng hóa thiết bị lắp đặt;
+ Quy trình vận hành, quy trình bảo trì;
+ Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng;
+ Nhật ký thi công;
Kiểm tra các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ quản lý chất lượng.
  1. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Làm văn bản nêu những yêu cầu sửa đổi bổ sung và thời hạn hoàn thành.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Chuyển bước 4.		 7 ngày  
Phòng QLDA Bước 4 Báo cáo
quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác
nghiệm thu		 Cán bộ QLDA Lập báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng kèm theo danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng gửi quan chuyên môn về xây dựng để đề nghị kiểm tra Nội dung của báo cáo theo quy định của Nghị định, Thông tư về quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành 1 ngày  
Phòng QLDA Bước 5 Phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây dựng trong quá
trình kiểm tra		 Cán bộ QLDA
  • Trên cơ sở nội dung đề cương kiểm tra
của cơ quan chuyên môn, cung cấp các tài liệu để phục vụ kiểm tra.
  • Tổ chức kiểm tra hiện trường theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn:
+ Trên cơ sở kế hoạch của cơ quan chuyên môn về xây dựng, mời các đơn vị thực hiện dự án cùng tham gia (thành phần tương tự như bước 2);
+ Kiểm tra và yêu cầu nhà thầu chuẩn bị tốt
hiện trường và phòng họp tại hiện trường để đoàn kiểm tra làm việc.
  1. Trường hợp cơ quan chuyên môn yêu cầu sửa chữa khiếm khuyết, khắc phục tồn tại (nếu có):
    • Tổ chức kiểm tra, rà soát và tổ chức khắc phục tồn tại;
    • Sau khi sửa chữa khác phục xong gửi báo cáo khắc phục các tồn tại đến cơ quan chuyên môn;
b) Trường hợp cơ quan chuyên
môn chấp thuận kết quả nghiệm thu: Chuyển bước 6.		 15 ngày đối với công
trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc 10 ngày đối với công trình
cấp còn lại.		  
Phòng QLDA Bước 6 Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử
dụng		 Cán bộ QLDA
  1. Mời các đơn vị thực hiện dự án cùng tham gia (thành phần tương tự như bước 2);
 Lập và ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 1 ngày  
Phòng QLDA
chủ trì,		 Bước 7 Tổ chức bàn
giao cho đơn vị quản		 Cán bộ QLDA
  • Tổ chức kiểm tra hiện trường theo yêu cầu của đơn vị quản lý sử dụng;
  1. Bàn giao hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành
 Lập và ký kết biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. 2 ngày  
phối hợp với phòng
KH-TH		   lý sử dụng  
  • và bảo trì công trình (một phần của hồ sơ hoàn thành công trình); bàn giao vật tư thiết bị rời của công trình (nếu có);
      
Tổng cộng 30 ngày  

Tác giả: nguyenvanquang1974

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây